---
title: "CTP Topic 20 Program demand process flow and PoC onboarding"
type: source
tags:
  - Demand-Process
  - PoC
  - Onboarding
  - CTP
  - Cloud-Transformation
date: 2026-04-19
---

## Source File
- [[raw/Cloud & DevOps/Public-Cloud-Learning-Sessions/10_OpenText-Series/ctp-topic-20-program-demand-process-flow-and-poc-onboarding.md]]

## Summary
- 核心主题：云转型计划（CTP）的程序需求流程与概念验证（POC）入站流程
- 问题域：企业云迁移的需求管理、风险控制与治理流程
- 方法/机制：Gate 审批流程（Gate 0/1/3）、POC 验证、IaC 自动化部署
- 结论/价值：POC 是降低迁移风险的核心环节，需验证架构可行性并熟悉 Gruntwork Landing Zone

## Key Claims
- 程序需求流程始于业务端转型需求，经过优先级排序后决定是否进行 POC
- Gate 0 用于评估准入，Gate 1 负责设计权威审批，Gate 3 作为迁移最终准入
- POC 主要目的是验证架构和技术可行性，让团队熟悉基于 Gruntwork 的新一代 Landing Zone
- 新环境强调 IaC，要求使用 Terraform 和 Terragrunt 自动化部署，严禁手动构建
- POC 预期成果包括：验证的解决方案设计、准备就绪的 IaC 脚本、明确的迁移时间表

## Key Quotes
> "POC 被强调为降低迁移风险的核心环节" — Sergio
> "Gate 1 负责设计权威（Design Authority）审批" — Damian

## Key Concepts
- [[Program-Demand-Process]]：从业务需求产生、优先级排序到最终交付迁移的端到端管理路径
- [[Proof-of-Concept-POC]]：概念验证阶段，用于证明架构可行性和测试复杂网络需求
- [[Landing-Zone]]：云端预配置的标准化基础架构环境
- [[Infrastructure-as-Code-IaC]]：通过脚本（如 Terraform）而非手动操作管理云资源
- [[Gate-Process]]：网关审批流程，用于治理项目进度的关键决策点
- [[Terraform]]：核心 IaC 工具，用于编写和管理云基础设施配置脚本
- [[Solution-Design]]：解决方案设计，在 POC 阶段需完成并经过设计权威审批
- [[PCG-Team]]：平台控制组，负责云环境支持、安全策略制定及协助产品组进行 POC

## Key Entities
- [[Sergio]]：云转型计划专家，本次会议主讲人之一
- [[Damian]]：云转型计划专家，本次会议主讲人之一
- [[PCG-Team]]：平台控制组，提供云环境支持和技术协助
- [[Gruntwork]]：提供 Landing Zone 框架的核心技术提供商

## Connections
- [[CTP-Topic-25-Labs-Landing-Zone]] ← extends ← [[Gruntwork-Landing-Zone]]
- [[CTP-Topic-1-Gruntwork-Landing-Zone-Architecture]] ← depends_on ← [[Landing-Zone]]
- [[PCG-Team]] ← supports ← [[Proof-of-Concept-POC]]

## Contradictions
- （暂无记录）

---

*最后更新: 2026-04-19*